Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

https://thainguyen.dcs.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu  tăng trưởng

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động, trong 3 ngày (từ ngày 21 đến 23/4), đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đi kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm như: Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công (thành phố Phổ Yên); Dự án khu nghỉ dưỡng Flamingo Majestic Islands Resort (tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc); Dự án Sân golf Tân Thái huyện Đại Từ và Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (tại thành phố Thái Nguyên).
 
Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành Dự án sân golf Glory trong tháng 7/2025, vượt kế hoạch 2 tháng (ảnh: TNGOP)
Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công (thành phố Phổ Yên) có diện tích gần 54ha, quy mô 18 hố, tổng mức đầu tư gần 388 tỉ đồng do chủ đầu tư là Công ty TNHH MDA G&C thực hiện. Đây là 1 trong 13 sân golf được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án đầu tư góp phần tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển du lịch, dịch vụ cho tỉnh Thái Nguyên. Hiện dự án đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc gồm tạo hình sân golf, trồng cỏ, hệ thống thoát nước, đường xe điện, nhà câu lạc bộ và các công trình phụ trợ... Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 7/2025, vượt kế hoạch 2 tháng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Dự án Flamingo Majestic Islands Resort (ảnh: TNGOP)
 Dự án Flamingo Majestic Islands Resort tại Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc được Tập đoàn Flamingo đầu tư xây dựng với quy chuẩn 6 sao. Tổng diện tích quy hoạch giai đoạn đầu là 61 ha (bao gồm mặt nước) với hệ thống biệt thự sang trọng, không gian nghỉ dưỡng biệt lập kết hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp. Dự án hứa hẹn khai thác tiềm năng du lịch Hồ Núi Cốc tạo sự bứt phá của du lịch Thái Nguyên trên bản đồ nghỉ dưỡng hạng sang, qua đó góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Thái Nguyên trong nước và quốc tế. Hiện nhà đầu tư đang tích cực triển khai các hạng mục dự án với quyết tâm về trước kế hoạch.
Hiện nay, chủ đầu tư đang huy động máy móc, nhân lực, chia các ca thi công cả ngày và đêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ
các hạng mục của Dự án sân golf Tân Thái, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025
Dự án sân golf Tân Thái (Đại Từ) là dự án sân golf đầu tiên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án do Công ty cổ phần Golf Tân Thái là chủ đầu tư, có diện tích 84,2 ha, được thiết kế gồm các hạng mục chủ yếu: Sân golf 18 hố theo tiêu chuẩn quốc tế, nhà điều hành, công trình phụ trợ, cảnh quan cây xanh… với tổng mức đầu tư trên 586 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch dựa trên nền tảng hệ sinh thái tự nhiên có sẵn, bám sườn đông dãy núi Tam Đảo; có hệ thống giao thông kết nối tỉnh lộ 270, đường Bắc Sơn kéo dài, tiếp giáp tuyến đường liên kết vùng… Hiện nay, chủ đầu tư đang huy động máy móc, nhân lực, chia các ca thi công cả ngày và đêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của Dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án đường Bắc Sơn kéo dài
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (thành phố Thái Nguyên), có tổng chiều dài toàn tuyến 9,5 km, tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, mặt cắt ngang rộng 61m, có vai trò kết nối trung tâm thành phố Thái Nguyên với Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Công trình do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Hiện tại, tuyến đường chính đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên các hạng mục phụ trợ như: Cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy… chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 152 ngày 03/4/2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Thái Nguyên phối hợp với nhà đầu tư triển khai các điều kiện để tái khởi động lại dự án. Hiện chủ đầu tư đã huy động phương tiện, máy móc thiết bị, nhân lực triển khai thi công, phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2025.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng đề nghị, dự án thi công đảm bảo đến ngày 30/6/2025
sẽ bàn giao toàn bộ tuyến đường cho địa phương để đưa vào sử dụng
Tại các buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động của chủ đầu tư và các địa phương, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình. Khẳng định đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong vùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư phát huy tinh thần tích cực, chủ động, “vượt nắng, thắng mưa” phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; phấn đấu sớm đưa các công trình, dự án đi vào sử dụng với tinh thần phấn đấu về trước kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để quá trình triển khai thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật. Đồng thời với đó, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh và xây dựng phương án khai thác hiệu quả khi dự án hoàn thành.
Riêng đối với Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, báo cáo của chủ đầu tư cho biết hiện nay vẫn còn 7 điểm vướng mắc nhỏ về mặt bằng, chủ yếu là các nút giao. Chủ đầu tư đã kiến nghị với UBND thành phố Thái Nguyên và cam kết trong tháng 4 sẽ giải quyết xong ít nhất 5 điểm và giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại trong tháng 5. Bên cạnh đó chủ đầu tư cũng đề xuất với tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một số hạng mục như: thay thế vật liệu lát vỉa hè, thay thế cây xanh bằng các loại cây bản địa phù hợp, thảm bê tông nhựa toàn tuyến để nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng công trình.
Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng chỉ đạo, UBND thành phố Thái Nguyên và Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến, khẩn trương tham mưu cho tỉnh giải quyết các đề xuất của chủ đầu tư với tinh thần khẩn trương, phù hợp, hiệu quả nhưng phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Giao UBND tỉnh thành lập ngay tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng nhằm giám sát, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có), đảm bảo đến ngày 30/6/2025 sẽ bàn giao toàn bộ tuyến đường cho địa phương để đưa vào sử dụng.
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đến thời điểm này mọi thủ tục pháp lý đã đầy đủ, tài chính đã sẵn sàng, do đó các đơn vị, địa phương có liên quan với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung 3 ca, 4 kíp để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đây cũng là những giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài ngân sách, đặc biệt đối với các dự án có tính chất dẫn dắt nền kinh tế, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững từ 8,5 đến 10,5% ngay trong năm 2025. Đồng chí khẳng định, tỉnh Thái Nguyên cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến Thái Nguyên triển khai các dự án.
Thu Hương (tổng hợp)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây