Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

https://thainguyen.dcs.vn

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn

Ngày 10/5, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Thái Nguyên.
Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố.
Đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ các công trình thuộc 2 dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc và Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực T.P Thái Nguyên. Cụ thể đối với công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm có giá trị khối lượng hoàn thành gói thầu phần đường đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Công trình xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang đang triển khai thi công đào nền đường, đắp đất K95, lắp đặt cống thoát nước… Riêng phần cầu Mo Linh 1 và cầu Mo Linh 2 nằm trên 2 công trình này đều có giá trị khối lượng hoàn thành đạt từ 60% đến 68% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành 2 cây cầu trong tháng 10/2022. Ngoài ra gói thầu xây dựng cầu Huống Thượng trên công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng cũng đang được triển khai thi công tích cực, giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 16% giá trị hợp đồng.
image 20220511074735 1
Đồng chí Bí thư Thành ủy Dương Văn Lượng và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công gói thầu xây dựng cầu Mo Linh 1
thuộc Công trình xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang, Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực T.P Thái Nguyên
Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc gồm 2 công trình dự kiến hoàn thành tháng 6/2022. Trong đó, công trình Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 hiện có khối lượng hoàn thành các gói thầu ước đạt 77% đến 96,5% giá trị hợp đồng. Công trình Xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 75% giá trị hợp đồng.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của UBND TP. Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra; đồng chí yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đặc biệt là tại các vị trí còn vướng mắc. Đề nghị các đơn vị chức năng của Thành phố tiếp tục bám sát hiện trường, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án.
Thùy Linh
(Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Thái Nguyên)