Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

https://thainguyen.dcs.vn

Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác triển khai, thực hiện dự án trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 02/11, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác triển khai thực hiện dự án trên địa bàn thành phố. Đồng chí Hoàng Thái Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.
image 20231103215248 1
Quang cảnh Hội nghị
Theo báo cáo của UBND thành phố Sông Công, hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang triển khai thực hiện, quản lý 47 dự án; trong đó có 13 dự án chuyển tiếp, 34 dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện có 9 dự án còn khó khăn vướng mắc dẫn đến tiến độ chưa đáp ứng theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do một số hộ gia đình chưa đồng thuận với giá đền bù đất nên không đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; vướng mắc do phân chia di sản thừa kế giữa các hộ gia đình thuộc diện di dời, việc sử dụng đất giữa các hộ dân không đúng hiện trạng… Bên cạnh đó, việc cung ứng vật liệu san lấp chưa đáp ứng nhu cầu triển khai thi công các dự án dẫn đến khối lượng thanh toán không đảm bảo giải ngân theo kế hoạch cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. UBND thành phố đã đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đối với từng dự án cụ thể.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, phân tích các nguyên nhân, qua đó đề xuất những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn năm 2023.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ để nghiên cứu, bổ sung các giải pháp thực hiện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ trên từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án; chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.
Tạ Quang Thùy